# 적자 탈출 가계부 앱 - 1단계 첫 주차 할 일

## 역할 구분
- [사용자] : 제품 기획 및 테스트 담당자가 수행할 작업
- [AI] : AI 어시스턴트가 수행할 작업
- [공동] : 함께 논의하고 결정할 작업

## 1일차: 프로젝트 초기화 및 요구사항 정의

### 오전
- [공동] 프로젝트 관리 환경 설정 ✅
  - [사용자] 프로젝트 폴더 구조 생성 ✅
  - [AI] 문서 템플릿 준비 (요구사항, 디자인 등) ✅
  - [사용자] 일정 관리 도구 설정 (선택적)

### 오후
- [사용자] MVP(Minimum Viable Product) 핵심 요구사항 정의
  - [사용자] 사용자 페르소나 작성 (주 사용자층 정의) ✅
  - [사용자] 핵심 문제 정의 (적자 발생 원인 분석) ✅
  - [사용자] 주요 사용 시나리오 작성 (2-3개) ✅
- [AI] 요구사항 문서화 및 정리 ✅

## 2일차: 사용자 스토리 및 기능 목록 작성

### 오전
- [공동] 사용자 스토리 작성
  - [사용자] 핵심 사용자 니즈 정의
  - [AI] 사용자 스토리 형식으로 문서화: ✅
    - "사용자로서 나는 지출을 빠르게 기록하고 싶다"
    - "사용자로서 나는 현재 사용 가능한 잔액을 실시간으로 확인하고 싶다"
    - "사용자로서 나는 월별 예산을 설정하고 진행 상황을 확인하고 싶다"
    - "사용자로서 나는 지출 패턴을 카테고리별로 분석하고 싶다"
    - "사용자로서 나는 예산 초과 시 알림을 받고 싶다"

### 오후
- [공동] MVP 기능 목록 및 우선순위 설정 ✅
  - [사용자] 필수 기능 결정 ✅
  - [AI] 기능별 우선순위 부여 (MoSCoW 방법: Must have, Should have, Could have, Won't have) ✅
  - [공동] 제외할 기능 명확히 정의 ✅

## 3일차: 데이터 모델 설계

### 오전
- [AI] 핵심 데이터 엔티티 정의 ✅
  - [AI] 사용자(users) 테이블 구조 설계 ✅
  - [AI] 지출(expenses) 테이블 구조 설계 ✅
  - [AI] 카테고리(categories) 테이블 구조 설계 ✅
  - [AI] 예산(budgets) 테이블 구조 설계 ✅

### 오후
- [공동] 데이터 관계 및 제약 조건 설계 ✅
  - [AI] 테이블 간 관계 정의 (ERD 작성) ✅
  - [사용자] 기본 카테고리 목록 정의 ✅
  - [AI] 데이터 유효성 검사 규칙 정의 ✅
- [사용자] 데이터 모델 검토 및 피드백 ✅

## 4-5일차: UI/UX 와이어프레임 작성

### 4일차
- [공동] 핵심 화면 와이어프레임 스케치 ✅
  - [AI] 초기 와이어프레임 제안: ✅
    - 로그인/회원가입 화면 ✅
    - 메인 대시보드 화면 ✅
    - 지출 입력 화면 ✅
    - 지출 목록 화면 ✅
  - [사용자] 와이어프레임 검토 및 피드백 ✅

### 5일차
- [공동] 추가 화면 및 사용자 흐름 설계 ✅
  - [AI] 추가 와이어프레임 제안: ✅
    - 예산 설정 화면 ✅
    - 분석 화면 ✅
    - 설정 화면 ✅
  - [AI] 화면 간 이동 흐름도 작성 ✅
  - [사용자] 최종 와이어프레임 검토 및 승인 ✅

## 6일차: 기술 스택 결정 및 개발 환경 설정 계획

### 오전
- [AI] 최종 기술 스택 결정 ✅
  - [AI] Flutter 버전 선택 ✅
  - [AI] 필요한 Flutter 패키지 목록 작성 ✅
  - [AI] Supabase 설치 요구사항 확인 ✅
- [사용자] 기술 스택 검토 및 승인 ✅

### 오후
- [AI] 개발 환경 설정 계획 수립 ✅
  - [AI] 개발 환경 요구사항 문서화 ✅
  - [AI] 필요한 개발 도구 목록 작성 ✅
  - [AI] 로컬 개발 환경과 서버 환경 설정 단계 정의 ✅
- [사용자] 서버 환경 정보 공유 ✅

## 7일차: 1단계 검토 및 2단계 준비

### 오전
- [공동] 1단계 산출물 검토
  - [사용자] 요구사항 문서 검토 및 피드백
  - [사용자] 와이어프레임 최종 검토
  - [AI] 데이터 모델 최종 검토
  - [AI] 문서 보완 및 수정

### 오후
- [공동] 2단계 계획 수립
  - [AI] 2단계 작업 목록 초안 작성
  - [사용자] 2단계 일정 및 우선순위 결정
  - [공동] 2단계 목표 및 성공 기준 정의
- [AI] 1단계 결과물 최종 정리 및 문서화

## 주간 산출물 목록

1. **요구사항 문서** [공동]
   - MVP 핵심 요구사항 정의서
   - 사용자 스토리 목록
   - 기능 우선순위 목록

2. **데이터 모델 문서** [AI 주도]
   - 데이터베이스 스키마 설계서
   - ERD(Entity Relationship Diagram)
   - 기본 카테고리 목록 [사용자 정의]

3. **디자인 문서** [공동]
   - 핵심 화면 와이어프레임
   - 사용자 흐름도
   - UI 컴포넌트 목록

4. **기술 문서** [AI 주도]
   - 기술 스택 명세서
   - 개발 환경 설정 가이드
   - 2단계 백엔드 구축 계획

이 일정은 유연하게 조정 가능하며, 각 태스크의 완료 상황에 따라 일정을 앞당기거나 미룰 수 있습니다. 중요한 것은 1주차 말에 2단계 백엔드 구축을 시작할 수 있도록 필요한 모든 계획과 설계가 완료되는 것입니다.
